%alcance

En este capítulo se definen los diferentes procesos que hay que seguir y
cumplir para asegurar el éxito del proyecto. Las distintas tareas que
componen el proyecto deben realizarse satisfactoriamente en un plazo
definido.


\section{Esquemas y actividades de tareas}

\subsection{Estudio de viabilidad}
Investigación y análisis detallados que permiten determinar la conveniencia
financiera, técnica o de otra clase del proyecto que nos ocupa.


\subsection{Análisis}
El objetivo principal de esta fase es la obtención de una especificación
detallada del proyecto que cumpla con los requisitos demandados por la
universidad y sea la base del diseño posterior.



\subsection{Diseño}
El Diseño de Sistema de Información (DSI) tiene como objetivo la definición
de la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico que lo
soportará. Además se buscará dar una especificación detallada de los
componentes del sistema de información.


\subsection{Construcción e implementación}
En esta fase se genera el código de los componentes software del SI y se
habilitan las infraestructuras necesarias para la gestión y mantenimiento de
dichos componentes. Además, también se elaboran los manuales de usuario y
se especifican las necesidades de formación que dichos usuarios deben poseer
para conseguir una explotación eficaz del nuevo sistema.


\subsection{Implantación y aceptación}
Se incorporará el sistema en el entorno de operación. Paralelamente se
cargará la base de datos. Posteriormente se realizarán las pruebas de
aprobación, una vez superadas se pasará el sistema a producción.

\section{Hitos}
Se considera que cada fase del proyecto no puede empezar sin que haya
terminado la anterior. Para ello, los hitos tienen lugar en la terminación de
cada fase. La implantación de estos hitos ayudan al cumplimiento de los
plazos establecidos.

Los hitos del proyecto son los siguiente:
\begin{itemize}
\item Estudio de viabilidad aprobado.
\item Análisis aprobado.
\item Diseño aprobado.
\item Construcción e implementación aprobadas.
\item Implantación y aceptación aprobado.
\end{itemize}



\section{Vinculación de tareas}
La mayoría de tareas se hayan relacionadas mediante dependencias fin a
comienzo (FC ), puesto que la realización del proyecto es principalmente
secuencial, aunque existen varias etapas con paralelismo de paquetes como:

\begin{itemize}
\item Diseño:
  \begin{itemize}
  \item Elaboración de la especificación con Identificación de requisitos de
    \-di\-se\-ño.
  \end{itemize}
\item Implantación y aceptación:
  \begin{itemize}
  \item Definición de la formación con Realización de la instalación y
    migración de datos.
  \end{itemize}
\end{itemize}


\section{Tiempos de posposición y adelanto}
En nuestro proyecto la mayor parte de paquetes de trabajo poseen de-
pendencias con tiempo de posposición y adelanto nulo, por circunstancia
de que nuestro proyecto se desarrolla dentro de un marco principalmente
secuencial.


\section{Visualización de camino crítico}
Debido a los requisito y a la naturaleza secuencia en el desarrollo del
proyecto, el camino crítico que sigue el proyecto es el recorrido formado por
todas las tareas exceptuando estás:

\begin{itemize}
\item Fase de Diseño:
  \begin{itemize}
  \item Identificación de requisitos.
  \end{itemize}

\item Fase de Implantación y aceptación:
  \begin{itemize}
  \item Definición de la formación.
  \item Migración de datos
  \end{itemize}

\end{itemize}

% \begin{figure} [!h]
%    \begin {center}
%      \includegraphics[scale=0.7]{./img/Camino1.jpg}
%      \caption{Primera parte del camino crítico.}
%    \end {center}
%  \end{figure}

% \begin{figure} [!h]
%    \begin {center}
%      \includegraphics[scale=1.0]{./img/Camino2.jpg}
%      \caption{Segunda parte del camino crítico.}
%    \end {center}
%  \end{figure}

% \begin{figure} [!h]
%    \begin {center}
%      \includegraphics[scale=0.7]{./img/Camino3.jpg}
%      \caption{Tercera parte del camino crítico.}
%    \end {center}
%  \end{figure}

% \begin{figure} [!h]
%    \begin {center}
%      \includegraphics[scale=1.2]{./img/Camino4.jpg}
%      \caption{Cuarta parte del camino crítico.}
%    \end {center}
%  \end{figure}




